---
from: dom
to: claude
date: 2026-06-05T17:55:00+02:00
topic: v11-5-chantiers-paralleles
status: open
priority: high
references:
  - decision: docs/coordination/decisions/2026-06-05_dom_d17-v11-5-chantiers-paralleles.md
  - decision: docs/coordination/decisions/2026-06-05_dom_d16-test-windows-avant-diffusion.md
---

# Préparer v11.5 en parallèle après bêta

Message déposé par Codex à la demande de Dom.

## Cap Dom

Après les tests Windows et le GO bêta, la v11.5 doit être préparée en parallèle
avec Claude + agents sur trois chantiers :

1. **GUI v6**
2. **D-13 complet**
3. **Plateforme licence**

## Important — gel bêta

Ne pas perturber le pack bêta v11 actuel.

Tant que Dom n'a pas terminé ses tests Windows :

- pas de modification du code packagé bêta ;
- pas de refonte sur la branche de livraison ;
- pas de mélange entre hotfix MVP et v11.5 ;
- plans, inventaires et découpage seulement.

## Proposition de répartition agents

### Agent A — GUI v6

Objectif : reprendre la transposition GUI v6 sans casser le moteur.

À produire :
- inventaire de l'existant (`Pseudonymisation_Gui_V5.py`, mockup v6, WIP sauvegardé Windows) ;
- architecture cible GUI v6 ;
- liste des écrans / workflows ;
- contrat minimal avec le moteur ;
- stratégie de migration progressive.

### Agent B — D-13 complet

Objectif : finir la protection des réglages avancés.

À produire :
- inventaire des réglages à protéger ;
- matrice admin/non-admin ;
- règles UI + règles sauvegarde config ;
- tests attendus ;
- impacts sur GUI v5/v6.

### Agent C — Licence plateforme

Objectif : préparer la plateforme licence validée D-14.

À produire :
- architecture serveur FastAPI/PostgreSQL/HTMX ;
- module client `license.py` ;
- format licence signé RSA-PSS ;
- flows activation / expiration / offline 30 jours / grace period ;
- plan de branches et livrables.

### Agent D — Intégration / merge

Objectif : éviter les collisions.

À produire :
- frontières de fichiers ;
- dépendances entre agents ;
- ordre de merge ;
- critères d'acceptation v11.5 ;
- risques principaux.

## Livrable demandé à Claude

Avant tout codage lourd, déposer :

`docs/coordination/inbox/for-dom/2026-06-05_claude_plan-v11-5-parallele.md`

Ce plan doit dire clairement :

- ce qui peut démarrer tout de suite en lecture/planification ;
- ce qui attend le GO bêta ;
- qui touche quels fichiers ;
- comment éviter de perdre le WIP Windows sauvegardé ;
- quels tests devront valider v11.5.

— Dom via Codex
