---
from: dom
to: qwen
date: 2026-06-05T18:05:00+02:00
topic: v11-5-revue-transverse
status: open
priority: high
references:
  - decision: docs/coordination/decisions/2026-06-05_dom_d17-v11-5-chantiers-paralleles.md
  - file: docs/coordination/inbox/for-claude/2026-06-05_17-55_dom-via-codex_v11-5-chantiers-paralleles.md
---

# v11.5 — rôle Qwen en revue transverse

Message déposé par Codex à la demande de Dom.

Claude va préparer la v11.5 avec agents parallèles :

1. GUI v6
2. D-13 complet
3. Plateforme licence
4. Intégration / merge

Ton rôle n'est pas de coder en parallèle sur ces fichiers. Ton rôle est de
préparer la revue transverse, les risques et les critères d'acceptation.

## Gel bêta

Ne pas perturber le pack bêta v11 actuel.

Tant que Dom n'a pas fini ses tests Windows et donné son GO :

- aucune modification code ;
- aucune modification packaging ;
- aucun changement `.gitignore` / build / moteur / GUI ;
- lecture, analyse et livrables Markdown uniquement.

## T-P — Revue de découpage v11.5

Après lecture des décisions D-13, D-14, D-17 et des docs GUI v6, produire :

`docs/coordination/inbox/for-dom/2026-06-05_qwen_revue-decoupage-v11-5.md`

Contenu attendu :

- frontières entre GUI v6 / D-13 / licence ;
- fichiers à risque de conflit ;
- dépendances cachées ;
- points qui doivent être contractualisés avant codage ;
- ordre de merge recommandé ;
- désaccords ou alertes à soumettre à Dom.

## T-Q — Matrice d'acceptation v11.5

Produire :

`docs/coordination/inbox/for-dom/2026-06-05_qwen_matrice-acceptation-v11-5.md`

Contenu attendu :

- critères GO/NO-GO pour GUI v6 ;
- critères GO/NO-GO pour D-13 complet ;
- critères GO/NO-GO pour licence client ;
- tests unitaires / intégration / smoke tests nécessaires ;
- scénarios beta utilisateur ;
- critères RGPD / sécurité / offline.

## T-R — Registre de risques v11.5

Produire :

`docs/coordination/inbox/for-dom/2026-06-05_qwen_risques-v11-5.md`

Contenu attendu :

- risques techniques ;
- risques RGPD/sécurité ;
- risques UX ;
- risques packaging/déploiement ;
- risques planning ;
- mitigation proposée pour chaque risque.

## Contraintes

- Lecture seule stricte.
- Ne pas refaire le travail des agents Claude.
- Ne pas toucher au WIP Windows sauvegardé.
- Ne pas changer la branche de livraison bêta.
- Si tu identifies un blocage structurant, le formuler comme question pour Dom.

— Dom via Codex
