---
from: dom
to: all
date: 2026-06-05T17:55:00+02:00
topic: d17-v11-5-chantiers-paralleles
status: closed
priority: high
references:
  - decision: docs/coordination/decisions/2026-06-05_dom_d16-test-windows-avant-diffusion.md
  - decision: docs/coordination/decisions/2026-06-02_dom_d13-partial-scope.md
  - decision: docs/coordination/decisions/2026-06-02_dom_d14-plateforme-licence-architecture.md
---

# D-17 — v11.5 en chantiers parallèles après bêta

## Décision

Après les tests Windows de Dom et le GO bêta, la v11.5 doit être préparée en
chantiers parallèles sous pilotage Claude + agents.

Les trois chantiers prioritaires sont :

1. **GUI v6** — reprise/transposition de l'interface.
2. **D-13 complet** — protection complète des réglages avancés.
3. **Plateforme licence** — architecture `app.aivanov.fr` / client licence.

## Règle de gel bêta

Tant que Dom n'a pas terminé les tests Windows et donné son GO :

- ne pas perturber le package bêta v11 ;
- ne pas modifier le code packagé pour la bêta ;
- ne pas mélanger correctifs MVP et refonte v11.5 ;
- ne préparer que plans, découpage, inventaires et branches dédiées si besoin.

## Intention

Ces trois chantiers peuvent avancer en parallèle parce que leurs surfaces sont
distinctes si les interfaces sont contractualisées :

- GUI v6 consomme le moteur existant via API interne stable ;
- D-13 définit les règles d'accès admin et les applique à la GUI/config ;
- licence définit le serveur, le module client et le modèle de distribution.

## Point de synchronisation

Avant tout développement lourd, Claude doit produire pour Dom un plan v11.5 avec :

- découpage en branches ou agents ;
- fichiers touchés / frontières ;
- dépendances entre chantiers ;
- risques ;
- ordre de merge recommandé ;
- critères d'acceptation.
