---
from: dom
to: all
date: 2026-05-28T18:18:00+02:00
topic: no-ui-changes-sprint-mvp
status: closed
priority: blocker
references:
  - decision: 2026-05-28_dom_mvp-livraison-mardi.md
---

# D-10 — Pas de modification UI pendant le sprint MVP

## Décision

**Aucune modification de l'interface utilisateur** (`Pseudonymisation_Gui_V5.py`) pendant le sprint MVP livraison mardi 02/06.

## Conséquences sur les actions P0

| # | Action | Impact |
|---|---|---|
| Q-1 | Quarantaine différentielle | OK — modifications dans le core uniquement |
| C-8 | Fix régression GRAND | OK — fix détection, pas UI |
| Q-2 | Chemin absolu `.spec` | OK — fichier build, pas UI |
| C-2 | Doublon `profiles.yml` | OK — config |
| **B-1** | Métadonnées sortie | OK — XMP PDF + `.audit.jsonl` uniquement. **Pas de modif titre fenêtre / status bar** (déjà fait depuis `6586b89`). |
| **B-2** | Logs exportables | **REDÉFINI** — pas de bouton GUI. À la place : écriture systématique d'un fichier `<docname>.log` à côté des sorties + un `errors.log` cumulatif dans le dossier de sortie. Bêta zippe le dossier manuellement. |
| **B-3** | Pré-flight texte vide | OK — décision interne du core, pas UI. Si quarantaine, c'est juste un fichier dans le dossier `quarantaine/`. |
| Rebuild EXE | OK |

## Justification (inférée)

- Toute modif UI = risque visuel + tests humains + ré-itération sur la maquette V6
- La V5.5 est stable depuis le commit `6586b89` (titre + status bar avec version/build/commit)
- Le bêta-testeur connaît déjà la V5.5
- Tout effort UI sera capitalisé sur la GUI V6 post-MVP

## Action immédiate

Notifier Qwen pour qu'il n'inclue pas de modification GUI dans son pseudo-code Q-1.
