---
from: dom
to: all
date: 2026-05-28T18:55:00+02:00
topic: mvp-livraison-mardi
status: closed
priority: blocker
---

# Décision Dom — MVP livraison mardi 02/06/2026

## Contexte

Bêta-testeur Province Bêta. Première livraison MVP.

## Décisions

### D-1 — Cible MVP
**Fonctionnalité principale à 99% aux yeux RGPD.**
Le périmètre minimal accepté est : aucune fuite PII silencieuse, score qualité ≥ baseline, EXE à jour.

### D-2 — Forme livrable
**Fichier `.exe` Windows** (rebuild v11 obligatoire).

### D-3 — Signature
**Pas de signature Authenticode.**
→ Procédure SmartScreen / Windows Defender à documenter pour le bêta-testeur (instructions de contournement).

### D-4 — Canal de transmission
**OwnCloud** (déjà installé dans le stack Docker de Dom — `Install_base/docker-compose.yml`).
→ Lien de partage à générer pour la livraison.
→ Même canal pour patches post-livraison.

### D-5 — Date butoir
**Mardi 02/06/2026** (matinée).
Marge de sécurité : mardi soir / mercredi.

### D-6 — Périmètre code retenu (P0)
- **Q-1** : Quarantaine différentielle sur `except Exception: pass` (rédaction PDF)
- **C-8** : Fix régression leak `GRAND` (trackare-05012965)
- **Q-2** : Chemin absolu dans `anonymisation_onefile.spec`
- **C-2** : Doublon `standard_local_copie_copie` dans `config/profiles.yml`
- **B-1** : Métadonnées de sortie (commit SHA + build date + horodatage)
- **B-2** : Logging structuré + export logs depuis GUI
- **B-3** : Pré-flight `texte_extrait < seuil` → quarantaine auto
- **Rebuild EXE v11** sur 192.168.1.11

### D-7 — Périmètre reporté (v11.5+)
- GUI v6 / refonte UX
- Validation humaine intégrée
- Rapport de campagne
- C-1 (requirements.txt complet) — pas critique avec .exe
- Tous les autres Q-x perf et hygiène
- Refactoring NER-first étapes 5-8

### D-8 — Disponibilité Dom
**Week-end ON.** Vendredi → mardi en continu si nécessaire.

### D-9 — Support post-livraison
**Engagement support :** disponibilité pour 1ère remontée du bêta-testeur (Province Bêta = TZ +4h).
Patches v11.X poussés via OwnCloud.
