---
from: dom
to: all
date: 2026-06-02T12:15:00+02:00
topic: mvp-pivots-strategiques
status: closed
priority: blocker
---

# Décisions D-11 à D-15 — Pivots stratégiques produit

## D-11 — Pas d'Ollama / API LLM par défaut

Le logiciel livré bêta **ne disposera pas** d'Ollama ni d'API LLM externe.
- VLM Ollama → option embarquée mais **cachée** (admin-mode uniquement)
- GLiNER → idem si pertinent
- EDS-Pseudo + CamemBERT-bio ONNX restent comme moteurs NER principaux
- → impact qualité : doit fonctionner sans le VLM

## D-12 — Anonymisation complète des références d'exemple

Plus aucune référence réelle dans le code, l'UI, les docs, les release notes :
- `CHCB` → `CHUXX` (anonyme)
- `Bayonne` / `Saint-Denis` / villes réelles → `Chicago` ou anonyme
- Noms patients / médecins réels → faux noms
- Cible : un auditeur RGPD doit pouvoir lire **tout** le code/docs sans tomber sur une vraie PII

## D-13 — Réglages partiellement protégés

Certains réglages avancés ne doivent **pas être accessibles** au bêta sans
mode admin :
- VLM Ollama (D-11)
- Stopwords personnalisés
- Profils techniques (regex_overrides, force_terms)
- Choix moteur NER
- → mécanisme : mode admin déclenché par interaction explicite (séquence
  de touches, fichier `.admin` à la racine, mot de passe)

## D-14 — Système de protection licence

L'EXE doit refuser de démarrer si :
- Installé sur un poste autre que celui prévu (hardware fingerprint ?
  Disk UUID ? MAC ?)
- Date d'expiration dépassée (durée limitée à définir)
- → effort à estimer + risque d'amenuiser fortement la facilité de
  déploiement / mise à jour

## D-15 — Investigation leaks audit_30 prioritaire

Avant tout autre dev MVP, comprendre pourquoi :
- `GRAND` (trackare-05012965) — fix C-8 inefficace
- `SIMONET Marie lise` + `OYARCABA` (BACTERIO 23232115)
- `EJNAINI` (trackare-BA127127)

ne sont pas masqués par le pipeline. **Pas de livraison MVP avec 3
leaks audit non-corrigés en milieu santé.**

## Impact calendrier

Le MVP était déjà repoussé (Dom malade). Ces 5 pivots déplacent encore :
- D-11/D-12/D-13/D-14 = travaux additionnels non triviaux
- D-15 = bloquant immédiat

Nouvelle estimation calendrier : **fin juin 2026** au mieux.
